UBND huyện Lộc Ninh

http://locninh.binhphuoc.gov.vn

Báo cáo tiến độ quy hoạch và thực thi xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

Báo cáo tiến độ quy hoạch và thực thi xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
Sáng ngày 10/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi đã chủ trì họp cùng với các Sở, ngành và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, về việc xem xét báo cáo tiến độ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; thu hút đầu tư; giải ngân vốn xây dựng cơ bản; xây dựng công trình Trạm kiểm soát liên hợp và đường dẫn tại cửa khẩu Hoa Lư.
Tại cuộc họp, Đơn vị tư vấn và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đã báo cáo sơ bộ tình hình quy hoạch chung của Khu kinh tế và đề xuất 1 số vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong quy hoạch chi tiết như: việc chỉnh sửa, bổ sung thêm diện tích cho Khu trung tâm từ 2.150 ha lên 3.550 ha và chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các Sở, ngành cho công tác quy hoạch chi tiết Khu thương mại – dịch vụ - hành chính 300ha; vấn đề cầu vượt, hướng tuyến và cách bố trí kênh thoát nước; về tiến độ xây dựng công trình Trạm kiểm soát liên hợp, đến nay đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng công việc; tình hình giải ngân vốn xây dựng cơ bản được 3,5 tỷ đồng, từ giờ đến cuối năm sẽ giải ngân nốt nguồn vốn được phân bổ (gần 9 tỷ đồng); về công trình đường dẫn đã bóc lớp đất mặt, đổ sỏi đỏ, lu lèn, làm cống và đã đổ đá 4 – 6 phía Campuchia… Qua đó, các Sở - ngành cũng đóng góp nhiều ý kiến xây dựng bổ ích, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực thi dự án: Tăng cường giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, việc xây dựng các kênh thoát nước cần tính toán độ dốc theo địa hình; không nên xây dựng cầu vượt; việc đấu nối giao thông phải hợp lý và chú ý mỹ quan đô thị… Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi quán triệt và nhấn mạnh: Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư là 1 trong những công trình nhằm hưởng ứng chào mừng ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, cho nên từ nay đến hết tháng 11, phải kiện toàn và làm tốt quy hoạch chung. Đối với quy hoạch chi tiết, cần phải song song tiến hành, trên cơ sở cùng nhau hội bàn kỹ lưỡng, để có hướng giải quyết bài bản - triệt để các điểm nút giao thông, các kênh thoát nước… nhưng phải đảm bảo tính mỹ quan – cây xanh đô thị. Đồng thời, Phó Chủ tịch yêu cầu: Đến cuối tháng 11, Trạm kiểm soát liên hợp phải hoàn thành, để bàn giao và đưa vào sử dụng; tăng cường giải ngân tốt nguồn vốn xây dựng cơ bản, tạo đà cho các bước quy hoạch tiếp theo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây